﻿ 特高压工程造价浅析 A Brief Analysis of UHV Project Cost

Smart Grid
Vol.06 No.06(2016), Article ID:19178,10 pages
10.12677/SG.2016.66042

A Brief Analysis of UHV Project Cost

Jianming Fu1, Huali Xia1, Yuan Li2, Liang Liang3, Zhenchao Xu3

1State Grid Zhejiang Electric Power Company, Hangzhou Zhejiang

2College of Electrical Engineering, Zhejiang University, Hangzhou Zhejiang

3Economy Research Institute of State Grid Zhejiang Electric Power Company, Hangzhou Zhejiang

Received: Nov. 24th, 2016; accepted: Dec. 9th, 2016; published: Dec. 12th, 2016

ABSTRACT

UHV project has the characteristics of large-scale construction, high voltage level and complicated design. Quantitative analysis of UHV project cost will help to enhance the cost control and construction management level of construction organizations and management departments and improve economic efficiency. First, the cost analysis of UHV project is carried out and a volatility index is established by numerical characteristics. Then, the relative cost of UHV project is analyzed by the cost proportion. The characteristics of UHV substation project and 500 kV substation project are compared and analyzed. Then, the principal component analysis method is used to analyze the cost of the UHV project and to establish the evaluation coefficient to select the cost control object. Finally, a quantitative conclusion is given by quantitative analysis and comparison of UHV substation project and converter station project.

Keywords:UHV, Management Level, Project Cost, Converter Station Project

1国网浙江省电力公司，浙江 杭州

2浙江大学电气工程学院，浙江 杭州

3国网浙江省电力公司经济技术研究院，浙江 杭州

1. 引言

2. 特高压交流变电工程造价分析

2.1. 变电工程造价费用分析

(1)

2.2. 变电工程造价占比分析

Table 1. Cost analysis of UHV substation project

Table 2. Cost proportion analysis of UHV substation project

2.3. 与500 kV变电工程造价对比分析

Figure 1. Pie chart of cost of UHV substation project

Figure 2. Pie chart of cost of 500 kV subxstation project

Table 3. Comprehensive cost analysis of 500 kV substation project

2.4. 特高压变电工程造价综合评估

①根据建筑工程费、安装工程费、设备购置费和其他费用这四类费用的相关系数矩阵，可求得主成分载荷矩阵。根据主成分载荷矩阵可将主成分表示为

(2)

②设Fi的初始特征值为，方差百分比为，则可将载荷系数标准化，即

(3)

③方差百分比越大则该主成分的重要性越强。因此，方差百分比可以看成是不同主成分的权重。由于四类费用可以用n个主成分代替，评估系数Kj可以看成是以这n个主成分方差贡献率为权重，对指标在这n个主成分线性组合中的系数做加权平均。如下式：

(4)

④将评估系数Kj归一化。

(5)

Table 4. Principal component matrix of UHV substation project

3. 特高压直流换流站工程造价分析

3.1. 换流站工程造价费用分析

Table 5. Evaluation coefficient of UHV substation project

Table 6. Cost analysis of converter station project

3.2. 换流站工程造价占比分析

Figure 3. Pie chart of cost of converter station project

Table 7. Cost proportion analysis of converter station project

3.3. 特高压换流站工程造价综合评估

4. 变电工程与换流站工程对比

(1) 费用方面。换流站工程的建筑工程费、安装工程费和设备购置费总体上均高于变电工程对应费用。换流站工程与变电工程的其他费用大体相当。根据数据对比结果可知特高压换流站工程造价远大于特高压变电工程造价。

(2) 费用占比方面。变电工程与换流站工程的设备购置费占总造价的比重均较大。相对而言换流站工程的设备费占比更大。两种工程的建筑工程费均大于安装工程费。

(3) 波动率方面。在费用方面，变电工程所有费用的波动率均大于换流站工程；在占比方面，两种工程的设备费波动均最小，反映出设备费占总造价的比重相对固定，也从侧面反映了设备费高昂从而特高压工程造价投资较大。

(4) 造价管控方面，特高压变电工程应着重关注其他费用、建筑工程费和安装工程费；而换流站工程应着重关注其他费用和设备购置费。可见两类工程的其他费用均应被重点管控。

Table 8. Principal component matrix of converter station project

Table 9. Evaluation coefficient of converter station project

5. 结语

A Brief Analysis of UHV Project Cost[J]. 智能电网, 2016, 06(06): 384-393. http://dx.doi.org/10.12677/SG.2016.66042

1. 1. 国维, 王静. 特高压与常规输电线路工程成本费用与造价管理对比分析[J]. 价值工程, 2014(22): 94-95.

2. 2. 张庆. 特高压输电线路工程造价管理措施分析[J]. 中国外资, 2012(19): 228.

3. 3. 贾士安. 浅谈施工企业特高压工程造价分析及控制[J]. 经营管理者, 2011(5): 284-285.

4. 4. 刘振亚. 国家电网公司输变电工程通用造价1000 kV输变电工程分册[M]. 北京: 中国电力出版社, 2014.

5. 5. 张鹏. 基于主成分分析的综合评价研究[D]: [硕士学位论文]. 南京: 南京理工大学, 2004.

6. 6. 刘振亚. 国家电网公司输变电工程通用造价±800 kV直流输电工程分册[M]. 北京: 中国电力出版社, 2014.